Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

https://banquanlyduantinh.tayninh.gov.vn

Tổ chức họp cơ quan tháng 3 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

Tổ chức họp cơ quan tháng 3 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh
 Chiều ngày 12 tháng 3 năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh (Ban QLDA tỉnh) tổ chức họp cơ quan tháng 3 năm 2025. Ông Trương Văn Dễ - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, chủ trì.
Trong quý I năm 2025, với sự nỗ lực tập thể viên chức, người lao động (VC, NLĐ) toàn cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt, cụ thể:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan luôn linh hoạt, kịp thời cho hoạt động của cơ quan theo quy định; thực hiện đúng theo quy chế làm việc; thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định của các Sở, ngành và UBND tỉnh; thường xuyên quán triệt cho toàn thể viên chức, người lao động những quy định của pháp luật về thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai đầy đủ các nội dung phải công khai minh bạch theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng trên hệ thống eGov và bảng công khai tại cơ quan. Kết quả cơ quan đã xây dựng và ban hành thành cơ bản các nội dung 3 tháng đầu năm của chương trình công tác năm 2025.
- Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2025; Hội nghị điển hình tiên tiến; tổng kết công tác năm 2024, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024; Tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký thi đua năm 2025. Tổ chức cho viên chức, người lao động vui xuân đón Tết an toàn và thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước.
- Các dự án đang triển khai thi công cơ bản đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, công tác giải ngân cơ bản đảm bảo theo sơ đồ Gantt. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định về công tác lựa chọn nhà thầu. Trong đó, tập trung thực hiện các dự án trọng điểm triển khai đảm bảo theo kế hoạch tiến độ chi tiết (Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam: “Thi công xây dựng Quốc Môn”, “Đường giao thông trục chính đi qua cửa khẩu và các công trình hạ tầng kỹ thuật”, “Trạm kiểm soát liên hợp”).
- Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước được kịp thời đến VC-NLĐ biết, nghiên cứu thực hiện bằng nhiều hình thức như: trên hệ thống egov, nhóm Zalo, họp phòng, họp cơ quan, trang thông tin điện tử.
- Tập thể viên chức, người lao động đảm bảo thực hiện tiến độ công việc đã đề ra sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất tỵ; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ bám sát theo chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được phân công.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban QLDA tỉnh đề nghị các phòng chuyên môn, viên chức, người lao động hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2025, tập trung một số công việc sau:
1. Nhiệm vụ chung
1. Tập trung Xây dựng Đề án Tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (trong tháng 3/2025).
2. Tập trung thực hiện hoàn thành các nội duing còn lại của chương trình công tác năm 2025 trong tháng 3.
(1) Sửa đổi, bổ sung Quy chế cung cấp thông tin, quản lý trang thông tin điện tử.
(2). Xây dựng Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng.
(3). Mua sắm thiết bị phục vụ trang bị điều kiện làm việc cho viên chức, người lao động (thực hiện trong tháng 3/2025).
(4). Xây dựng Kế hoạch thực hiện chỉnh lý hồ sơ tài liệu.
3. Duy trì tốt Quy chế làm việc, việc họp hàng tuần, xây dựng lịch công tác cụ thể, khoa học; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương của cơ quan; đánh giá, xếp loại VC-NLĐ theo quy chế.
4. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm (nếu có).
2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
(1) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
- Phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ và phương án quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng xây dựng; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân.
- Đẩy nhanh việc Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tổ chức thi tuyển kiến trúc dự án Nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tây Ninh (hoàn thành trong cuối tháng 04/2025).
- Trình thẩm định, phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Đấu nối hộ dân thu gom xử lý nước thải đô thị Hòa Thành; Đấu nối hộ dân thu gom xử lý nước thải thị trần Châu Thành (trình thẩm định phê duyệt ngay sau khi có quyết định giao vốn chuẩn bị đầu tư).
- Triển khai lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030.
(2) Giai đoạn thực hiện dự án
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang triển khai; giải ngân vốn đảm bảo theo kế hoạch chi tiết đã lập (sơ đồ Gantt). Trong đó, chậm nhất đến ngày 10/4/2025 hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 2 dự án Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương cục miền Nam và Cải tạo chỉnh trang công viên Xuân hồng và Sân vận động tạo không gian mở phục vụ sinh hoạt cộng đồng.
- Thực hiện hoàn thành các nội dung theo Chương trình công tác năm 2025. Trong đó đến 31/3/2025 phải hoàn thành nội dung (1) khởi công xây dựng gói thầu số 1 Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 2; (2) Lựa chọn nhà thầu gói thầu rà phá bom mìn Hệ thống xử lý nước thải đô thị Châu Thành - giai đoạn 2; (3) Đầy nhanh công tác cung cấp lắp đạt thiết bị dự án Trường chính trị; (4) Khởi công thi công gói thầu rà phá bom mìn Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Căn cứ Xứ uỷ Nam bộ (X40 Đồng Rùm).
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình; đôn đốc, đề nghị các nhà thầu thi công thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, không để xảy ra các hạn chế, thiếu sót; kịp thời xử lý những vướng mắc khó khăn.
(3) Giai đoạn kết thúc đầu tư
- Hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng và hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo đúng thời gian quy định (dự án Sửa chữa, cải tạo Ban Thi đua – Khen thưởng; dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Hòa Thành (giai đoạn 1); dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Tây Ninh; dự án Đầu tư trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 42 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh).
- Đôn đốc, phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thị xã Hoà Thành hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ cho dân thuộc dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hoà Thành (giai đoạn 1).
(4) Công tác tư vấn xây dựng
Theo dõi, tư vấn cho chủ đầu tư triển khai các nội dung án xử lý cải tạo, sửa chữa Bức tranh gốm thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.
3. Một số nội dung khác
- Căn cứ chương trình công tác năm đã ban hành, kế hoạch giải ngân vốn chi tiết đã lập, hàng tuần Trưởng các phòng tổ chức họp phải rà soát lại từng nội dung và phân công chuyên viên tham mưu thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng. Thực hiện biểu dương các cá nhân hoàn thành xuất sắc vượt tiến độ công việc, phê bình những trường hợp chưa thực hiện đúng tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng công việc.
- Các Phó giám đốc phụ trách chỉ đạo các phòng chuyên môn nắm chắc công việc duy trì thường xuyên tham dự họp phòng. Khi dự họp phải nghe báo cáo và chỉ đạo cụ thể từng nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch công tác. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời biểu dương khen thưởng và phê bình đối với viên chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Ý kiến chỉ đạo của các Phó giám đốc tại các cuộc họp với phòng phải được ghi đầy đủ vào biên bản họp.
- Các phòng chuyên môn tập trung thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án đang triển khai. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế tại công trường, đối chiếu với khối lượng thực hiện để đảm bảo công tác giải ngân đúng tiến độ, chính xác theo quy định. Hoàn thành thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán khối lượng và lưu trữ hồ sơ, thủ tục trước khi thu hồi con dấu của Ban QLDA tỉnh khi thực hiện sáp nhập.
- Quán triệt toàn thể viên chức, người lao động không trao đổi, phát ngôn, bình luận các nội dung liên quan đến công tác sát nhập địa giới hành chính, sắp xếp lại bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước khi chưa có thông tin chính thức từ cấp có thẩm quyền. Tất cả viên chức, người lao động phải có tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, không dao động trước những khó khăn, thay đổi khi sắp xếp lại bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
- Giao Chánh Văn phòng trực tiếp  xây dựng Đề án Tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông chậm nhất 17/3/2025 trình Giám đốc, dự kiến ngày 20/3/2025 tổ chức họp trao đổi, thống nhất với lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông./.
 

Tác giả: Quản trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây