Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

https://banquanlyduantinh.tayninh.gov.vn

công bố nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

công bố nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam
công bố nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện dự án
Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

1. Thông tin tóm tắt về dự án

Căn cứ chủ trương đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 92/NQ-UBND ngày 20/7/2023; ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tại Văn bản số 802/BVHTTDL-DSVH ngày 29/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án dự án Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 15/3/2024.

Nội dung chính của dự án như sau:

          - Mục tiêu đầu tư: Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị di tích, tạo điểm đến tham quan, về nguồn của nhiều thế hệ để nghiên cứu, học tập về lịch sử oai hùng của dân tộc, đồng thời góp phần đưa ngành du lịch tỉnh Tây Ninh phát triển trong tương lai.
          - Quy mô đầu tư: Tu b, tôn to mt s hng mc, công trình ca 3 di tích thuc Khu di tích Quc gia đặc bit Căn c Trung ương Cc min Nam, c th:
         + Di tích Căn c Chính ph cách mng lâm thi Cng hòa min Nam Vit Nam: Ci to, sa cha nhà đón tiếp, sân nn phía trước, bó nn xung quanh nhà trưng bày; Dm vá đường trong khu phc chế ca di tích; Cm mốc phân ranh khoanh vùng di tích.
         + Di tích Căn c Mt trn Dân tc gii phóng min Nam Vit Nam: Tu b khu bến tm ca di tích và mt s công trình ph tr phc v khu phc chế ca di tích (khu v sinh, máy phát đin, máy bơm, chòi ngh mát); Ci to, sa cha mt s đon đường t nhà trưng bày vào khu phc chế ca di tích; Lp đặt đường đin 3 pha phc v cho căn c Mt trn; Cm mốc phân ranh khoanh vùng di tích.
         + Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam: Nâng cấp, cải tạo khu Nhà đón tiếp gồm có khối nhà chính, khối văn phòng, nhà công vụ, khu phụ trợ; Sân vườn: Sử dụng cây xanh hiện tại làm cảnh quan, bố trí cây tán thấp, lát đá khu đất trống; Cải tạo, sửa chữa khu nhà trưng bày, lắp đặt hệ thống trình chiếu video mapping điện tử bằng công nghệ hiện đại mang tính sinh động, tái hiện giá trị lịch sử di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, thay sa bàn trận đánh Junction City hiện hữu; Cải tạo, sửa chữa vỉa hè trục đường chính từ bãi xe hiện hữu đến lối ra khu di tích, bố trí hệ thống thoát nước; Tu bổ giao thông hào và 21 nhà ở, làm việc; Cắm mốc phân ranh khoanh vùng di tích; Mua sm, lp đặt các trang thiết b.
         - Tổng mức đầu tư dự kiến: 65.872.758.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn đồng).
         - Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
         - Phạm vi, địa điểm thực hiện: Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
         - Thời gian thực hiện dự án: 2023-2025.

- Giải pháp tổ chức thực hiện: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án.

(Chi tiết dự án tại Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 – đính kèm)
           2. Kế hoạch triển khai các bước tiếp theo
           - Công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trên website của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh; Ban quản lý các khu Di tích lịch sử cách mạng miền Nam và liên thông trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh để lấy ý kiến của Nhân dân khi lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng (30 ngày – từ ngày 26/3/2024 đến ngày 26/4/2024).
          - Tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân (nếu có), hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, trình Sở Xây dựng thẩm định (dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2024).
          - Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng (05 ngày, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2024).
          - Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng (45 ngày, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2024).
          - Khởi công xây dựng công trình (dự kiến vào đầu tháng 08/2024, hoàn thành trước 30/4/2025).
Danh mục văn bản gửi kèm bản tin: Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội động nhân dân tỉnh Tây Ninh; Công văn số 802/BVHTTDL-DSVH ngày 29/2/2024 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Tác giả: Quản trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây