Thông báo khởi công xây dựng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (bao gồm thiết bị phần xây dựng) Thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương cục miền Nam

Thông báo khởi công xây dựng
Căn cứ Hợp đồng thi công số 10/2024/HĐTC ngày 02/10/2024 được ký kết giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh và Liên danh Công ty Cổ phần Phú Thịnh và Công ty TNHH Vũ Hoan về việc thi công xây dựng gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm thiết bị phần xây dựng) thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn Cứ Trung ương Cục miền Nam,
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh (Chủ đầu tư dự án) thông báo về việc khởi công xây dựng gói thầu số 01: Thi công xây dựng (bao gồm thiết bị phần xây dựng) thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, như sau:    
1. Tên hạng mục công trình
- Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (bao gồm thiết bị phần xây dựng).
- Thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.
2. Địa điểm xây dựng
Tại 03 di tích: Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; Căn cứ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).
3. Tên và địa chỉ chủ đầu tư
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh.
- Địa chỉ: 86 Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:
Các cán bộ kỹ thuật thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh được giao nhiệm vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình tại Quyết định số 1731/QĐ-BQLDA[1], gồm: 
Stt Họ và tên Nhiệm vụ Số điện thoại
1 Cao Thanh Vân Chủ trì Quản lý dự án 0907.762.977
2 Trần Công Tuấn Anh Giám sát chính phần giao thông 0834.221.274
3 Nguyễn Huy Giám sát trưởng phần dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị 0907.973.686
4 Đặng Thanh Tùng Giám sát viên phụ trách phần xây dựng và hoàn thiện 0933.891.000
5 Phan Quan  Linh Giám sát viên phụ trách phần điện, nước và thiết bị 0335.551.163
5. Quy mô công trình
a) Di tích Căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam:
  • Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà mát hiện hữu thành nhà đón tiếp.
  • Cải tạo khuôn viên trước nhà trưng bày và khu phục chế.
  • Cải tạo bó nền xung quanh nhà trưng bày. Nội dung cải tạo là chống sạt lở bó nền xung quanh nhà trưng bày.
  • Cắm mốc phân ranh khoanh vùng di tích (khu vực I).
b) Di tích Căn cứ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam:
  • Xây mới Khu vệ sinh; lắp đặt máy phát điện, máy bơm.
  • Cải tạo Khu bến tắm (bao gồm lối đi, sân nghỉ mát và cảnh quan).
  • Lắp đặt đường điện 3 pha phục vụ cho khu di tích Căn cứ Mặt trận.
  • Cắm mốc phân ranh khoanh vùng di tích (khu vực I).
c) Di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam:
  • Cải tạo, nâng cấp khu nhà đón tiếp có công năng sử dụng là đón tiếp khách tham quan, nhà làm việc, nhà nghỉ nhân viên.
  • Cải tạo sân vườn trước nhà đón tiếp: nâng cấp lối đi nội bộ, hệ thống thoát nước mặt, bồn hoa, ghế đá.
  • Cải tạo khu nhà trưng bày: kết hợp không gian phòng trưng bày và hội trường hiện hữu thành phòng trình chiếu mapping, phòng trưng bày hiện vật và phòng chuyên đề; cải tạo nội thất nhà tưởng niệm Bác Hồ; thay gạch lát nền bao gồm khu vực sân giữa và hành lang trước khu nhà trưng bày.
  • Lắp đặt hệ thống trình chiếu mapping điện tử bằng công nghệ hiện đại mang tính sinh động, tái hiện giá trị lịch sử di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, thay sa bàn trận đánh Junction City hiện hữu (theo công nghệ mới); số hóa hiện vật lịch sử, bản đồ toàn khu Căn cứ.
  • Nâng cấp vỉa hè trục đường chính từ bãi đậu xe hiện hữu đến lối ra của khu di tích: làm mới vỉa hè, trồng cây trang trí, đèn chiếu sáng và hệ thống thu nước mặt.
  • Tu bổ giao thông hào, vệ sinh rêu mốc, sửa chữa các đoạn hư hỏng và bị phá hủy do cây rừng đổ ngã.
  • Gia cố xung quanh bó nền 21 nhà ở, nhà làm việc trong khu phục chế.
  • Cắm mốc phân ranh khoanh vùng di tích (khu vực 1).                            
d) Mua sắm, lắp đặt thiết bị phần xây dựng.  
6. Danh sách nhà thầu tham gia thực hiện công trình:
- Khảo sát xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Phúc Kiến.
- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nagecco).
- Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E.
- Thẩm định giá thiết bị phần xây dựng: Công ty TNHH Thẩm định giá Gia Thành.
- Thi công gói thầu xây lắp số 01: Liên danh Công ty Cổ phần Phú Thịnh và Công ty TNHH Vũ Hoan.
7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến) gói thầu số 01:
a) Ngày khởi công: 04/10/2024
b) Ngày hoàn thành (dự kiến): 30/4/2025
c) Tổng thời gian thi công hoàn thành công trình: 240 ngày (bao gồm ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết), mốc thời gian thi công cụ thể như sau:
- Thời gian thi công hoàn thành công trình, nghiệm thu là 180 ngày, trong đó:
+ Nhà thầu thi công hoàn thành các hạng mục công việc là 150 ngày. Riêng hạng mục “CẢI TẠO, SỬA CHỮA KHU NHÀ TRƯNG BÀY - KHỐI NHÀ CHÍNH, HỘI TRƯỜNG, SÂN TRONG”: thời gian thi công hoàn thành là 90 ngày.
+ Kiểm tra công tác liên quan để Chủ đầu tư nghiệm thu là 30 ngày.
- Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu bàn giao công trình, đưa vào sử dụng và dự phòng trường hợp điều chỉnh, bổ sung thiết kế (nếu có) hoặc các ảnh hưởng khách quan khác: 60 ngày.
Trên đây là nội dung thông báo khởi công xây dựng gói thầu số 01: Thi công xây dựng (bao gồm thiết bị phần xây dựng) thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam./.   
 
 